Title: Default for Introduction to Product Design Quiz
Course: ATEP - MMT: Module A:

Q: A Gantt chart shows all information below except:
- calendar dates.
- milestones.
- process length in time.
- the critical path.
A: the critical path.

Q: Which of the following is not included in the Critical Path Method?
- list of activities required to complete the project
- dependencies between the activities
- current schedule status
- time that each activity will take to complete
A: current schedule status

Q: Who should create the team norms?
- the company president
- the team members
- the customer or end user
- the leader of the team
A: the team members

Q: Which of the following is not one of the four behavior types?
- dominant and decisive
- cautious and conscientious
- inspiring and influencing
- stand-offish and selfish
A: stand-offish and selfish

Q: The engineering notebook
- documents meals and mileage.
- is not a legal document.
- requires a date and signature on each page.
- shows the due dates of each process.
A: requires a date and signature on each page.

Q: Which of the following lists is part of the statement of work?
- company name, scope of work, deliverables, reporting procedures
- index page, team norms, period of performance, risks
- project name, assumptions, acceptance criteria, team behaviors
- organization, applicable standards, location of work, engineering notebook
A: company name, scope of work, deliverables, reporting procedures